Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn

Tình hình thực hiện triển khai các dự án đường dây 220kV, 110kV và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai các dự án đường dây và trạm biến áp nhằm cung cấp điện ổn định, liên tục cho phụ tải góp phần giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên hệ thống điện Quốc gia.
Dự án Đường dây 220kV Krông Buk- Nha Trang mạch 2 qua địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã được UBND tỉnh thống nhất thỏa thuận hướng tuyến tại Công văn số 8496/UBND-CN, ngày 03/10/2018 và điều chỉnh tại Công văn số 314/UBND-CN ngày 11/01/2021 với quy mô chiều dài toàn tuyến là 149,876Km, trong đó tuyến qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 95,051Km (Điểm đầu:Tại thanh cái 220kV của TBA 220kV Krông Buk hiện có, điểm cuối tại vị trí G37 trên tuyến đi Nha Trang), qua địa bàn thị xã Buôn Hồ và các huyện Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar, M’Đrăk; dự án trên được chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung) khởi công từ 31/12/2019 và dự kiến hoàn thành  quý VI/2022; tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, về phần ngăn lộ 220kV TBA 220kV Krông Búk đã thi công hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị; Riêng phần đường dây 220kV mạch 2 tình hình kiểm đếm, xét duyệt nguồn gốc đất, xác định loại cây trồng trên đất, phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao tuyến rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Việc triển khai thi công dự án trên kịp thời sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. 
1
Hình ảnh thi công phần ngầm ngăn lộ 220kV dự án Đường dây 220kV Krông Buk- Nha Trang mạch 2
Dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối với quy mô công suất 2x125MVA -220/110/22kV và 22,2Km đường dây 220kV đấu nối; Dự án đã được UBND tỉnh thống nhất thỏa thuận địa điểm xây dựng TBA 220kV Krông Ana và hướng tuyến đường dây đấu nối tại Công văn số 3522/UBND-CN, ngày 15/5/2017 và điều chỉnh diện tích sử dụng TBA tại Công văn số 2342/UBND-CN ngày 28/3/2018; Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung quản lý điều hành dự án, dự án được khởi công từ giữa năm 2019, đến nay đã đóng điện xong phần lắp đặt Máy biến áp 125MVA (giai đoạn 1) vào tháng 12/2021; Riêng phần đường dây với chiều dài 22,2km đang còn vướng về bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (Xã Hòa Khánh và xã Ea Kao) dẫn đến dự án chưa triển khai thi công hoàn thành được gây ảnh hưởng đến việc khả năng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải phát triển khu vực thành phố Buôn Ma Thuột và địa bàn các huyện Krông Ana, Cư Kuin và các huyện lân cận;
2
Hình ảnh Máy biến áp 125MVA-220/110/22kV dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối 
Dự án Trạm biến áp 110kV Buôn Đôn và đấu nối đã được UBND tỉnh thống nhất thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV và hướng tuyến đường dây 110kV, 35kV, 22kV tại Công văn số 7102/UBND-CN ngày 08/9/2017 và điều chỉnh tại Công văn số 5594/UBND-CN ngày 23/6/2021; dự án trên chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Trung, đại diện là Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung quản lý điều hành dự án, khởi công từ cuối tháng 12/2021 dự kiến hoàn thành đầu tháng 9/2022; do có sự sai lệch về tọa độ vị trí xây dựng TBA 110kV Buôn Đôn trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện và Văn bản thỏa thuận tuyến, vị trí trạm biến áp của Tỉnh; đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thống nhất được phương án đền bù giải phóng mặt bằng triển khai dự án, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Ngoài các dự án trên, hiện nay trên địa bàn tỉnh chủ đầu tư Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang tiến hành các thủ tục hồ sơ để chuẩn bị triển khai  dự án Trạm biến áp 110kV Lắk và đấu nối, Lắp máy 2 dự án TBA 110kV Krông Năng…
Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên, rất cần sự chung tay vào cuộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, các Sở ngành, các đơn vị liên quan; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa chủ đầu tư với địa phương; sự đồng lòng chia sẻ của tổ chức, cá nhân và nhân dân vùng dự án để dự án sớm triển khai thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ổn định, liên tục cho phụ tải; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh nhà; góp phần giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên hệ thống điện Quốc gia./.

Nguồn tin: Lê Văn Thành - Phòng Quản Năng lượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây