Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn

Hoàn thành đóng điện đường dây 110kV dự án TBA 110kV Hòa Bình 2 và đấu nối

Dự án TBA 110kV Hòa Bình 2 và đấu nối do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư ( đại diện là Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung) đã được UBND tỉnh thống nhất thỏa thuận hướng tuyến và vị trí trạm biến áp tại Công văn số 1163/UBND-CN ngày 26/02/20142014 và thỏa thuận điều chỉnh tại Công văn số 10267/UBND-CN ngày 13/12/2019, với quy mô đường dây 110kV khoảng 11,409Km, trạm biến áp 110kV: 02x40MVA (giai đoạn 1 lắp 01x40MVA) cùng với  đường dây xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV khoảng hơn 8Km.
Công trình đã được triển khai thi công từ tháng 3/2019, hoàn thành đóng điện phần trạm biến áp 110kV Hòa Bình 2 vào tháng 12/2020; riêng phần đường dây 110kV đấu nối do vướng hành lang tuyến, có hộ dân không đồng ý với đường dây đi qua phần đất của mình (vị trí 41÷42 trên tuyến) làm ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện chung của dự án. Bằng sự nỗ lực của chủ đầu tư, sự đồng hành của chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan, dự án cũng đã được đóng điện thành công ngày 22/12/2021. Dự án hoàn thành đã tăng cường cung cấp điện cho khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột và một phần phụ tải của huyện Buôn Đôn, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực; đáp ứng tiêu chí N-1, góp phần san tải và giảm bán kính cấp điện cho trạm 110kV Buôn Ma Thuột (Hòa Bình).
1
Trạm biến áp 110kV Hòa Bình 2 ( 01x40MVA)
2
Kéo dây đoạn xử lý vướng mặt bằng đoạn tuyến 41-45 ĐZ 110kV Hòa Bình 2 đấu nối
Cùng thời điểm tháng 12/2021 dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana (Cư Kuin) với quy mô 22,3km đường dây 220kV và 02x125MVA do Ban Quản lý các công trình điện miền Trung làm chủ đầu tư cũng đã đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Krông Ana (giai đoạn 1 lắp đặt 01x125MVA);
3
Trạm biến áp 220kV Krông Ana (Cư Kuin) 01x125MVA;
Dự án Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin) do Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung làm chủ đầu tư với quy mô 6,21Km, bao gồm 03 đoạn tuyến mạch kép 110kV từ sau TBA 220kV Krông Ana nối lên các đường dây 110kV Krông Ana- Krông Ana 2, 110kV Krông Ana- Krông Bông, ĐZ 110kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin)- TBA 110kV Krông Pắk) cùng đã hoàn thành đóng điện.
4
công kéo dây dự án Đấu nối xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Krông Ana
Như vậy, trong năm 2021 cùng với việc đã hoàn thành đóng điện dự án Đường dây 110kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin)-TBA 110kV Krông Pắk với quy mô hơn 32Km đường dây 110kV; việc triển khai thi công mới dự án Nâng công suất TBA 110kV Krông Ana 2 (quy mô từ 01x25MVA lên 02x25MVA) , dự án TBA 110kV Buôn Đôn và đấu nối (quy mô 02x25MVA, giai đoạn 1 lắp 01x25MVA)… các dự án trên sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tăng cường độ tin cậy trong cung cấp điện, đảm bảo đủ điện cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đặc biệt góp phần truyền tải công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Văn Thành- Phòng QL năng lượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây