Sở Công Thương Tỉnh Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn

Tình hình triển khai tiến độ thực hiện dự án “Trang trại phong điện Tây Nguyên” Tại xã Dliê Yang, Ea Sol, Ea Hiao, huyện Ea H’leo.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Giải Pháp Năng lượng Gió HBRE và căn cứ tình hình đang triển khai thực tế dự án “Trang trại Phong điện Tây Nguyên”, kế hoạch trong thời gian sắp tới.
Đoàn kiểm tra dự án
Đoàn kiểm tra dự án
1. Tiến độ đã triển khai thực hiện:
* Về thủ tục pháp lý các hạng mục đang triển khai:
Vị trí 12 tuabin gió và hướng tuyến đường dây 22kV kết nối các tuabin gió của Nhà máy điện gió – Trang trại phong điện Tây Nguyên, giai đoạn 1 đã được UBND tỉnh đồng ý chấp thuận tại công văn số 10531/UBND-CN, ngày 28/12/2017;
 Thoả thuận hướng tuyến đường nội bộ vào khu vực tuabin gió - Trang trại Phong điện Tây nguyên - Giai đoạn 1, đã được công văn UBND huyện Ea H’leo thống nhất tại công số 4309/UBND-KTHT, ngày 11/12/2017;
Thoả thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công Trạm biến áp  và đường dây 110kV với Công ty Điện cao thế Miền trung;
Thoả thuận đấu nối đường dây 22kV (tự dùng) cho khu nhà Điều hành của dự án với Điện lực Ea H’leo (12/01/2018 nghiệm thu);
Thông báo danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu – đã được Cục Hải quan Đắk Lắk thông qua ngày 03/01/2018;
Phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, thực tế dự án của: Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh,…
* Thông tin các đơn vị thi công triển khai xây dựng bao gồm:
Tổng thầu: Công ty Cổ phần Giải pháp Toà nhà Thông Minh;
Hạng mục hạ tầng: Công ty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng Hà Nội ASEAN;
Hạng mục điện: Công ty CP Xây dựng và Xây lắp Điện - CiCo;
Hạng mục vận chuyển, lắp đặt tuabin: Công ty Cổ phần IBS EC;
Hạng mục đường giao thông: Công ty CP đầu tư và Xây dựng 319.2, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Nông thôn 10;
 Đơn vị TVGS: Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Nam An.
*Về triển khai xây dựng: Các hạng mục dự án đang triển khai bao gồm:
 Xây dựng khu nhà điều hành, gồm các hạng mục: đang hoàn thiện Nhà làm việc, Nhà nghỉ – Trực ca, Nhà điều hành – sản xuất, Hạ tầng kỹ thuật (tường rào, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân - đường nội bộ,….);
 Xây dựng Trạm điện 110kV: đã lắp đặt 01 máy biến áp 40MW và hoàn thiện sân trạm đặt thiết bị;
 Hạng mục đường dây đấu nối 110kV: đang triển khai thi 4/10 móng trụ.
dang2
Đoàn kiểm tra dự án
* Kế hoạch trong quý I/2018:
 Về thủ tục pháp lý các hạng mục tiếp theo:
Trình Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng các hạng mục: Đường đây điện đấu nối; Đường giao thông nâng cấp mở rộng, mở mới đến các vị trí tuabin;
 Thực hiện việc giải phóng mặt bằng tuyến đường giao thông nâng cấp mở rộng, mở mới đến các tuabin gió; móng trụ và hành lang tuyến điện 22kV kết nối các tuabin gió về nhà máy điện gió;
 Trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk hồ sơ chuyển mục đích diện tích đất móng trụ đường dây 110kV, đường dây 22kV và diện tích đất giao thông để thực hiện dự án;;
 Trình Cục quản lý đường bộ/Tổng Cục đường bộ Việt Nam hồ sơ liên quan đến việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vận chuyển tuabin đi trên quốc lộ 26, QL14.
*Về triển khai xây dựng các hạng mục trong thời gian tới, bao gồm:
Hoàn thiện hạng mục đường dây đấu nối 110kV;
Hoàn thiện hạng mục đường giao thông nâng cấp mở rộng, mở mới đến các vị trí tuabin;
Hoàn thiện hạng mục móng trụ tuabin;
Nâng cấp mở rộng các khúc cua, góc quét trên quốc lộ 26, QL14.
Về thiết bị: Theo hợp đồng được ký kết sản xuất cung cấp thiết bị tuabin hãng GE; Dự kiến cuối tháng 2/2018 thiết bị tuabin sẽ về đến cảng Cam Ranh – Khánh Hòa và sẽ được vận chuyển theo QL26, QL14 đến dự án trong thời gian khoảng 03 tháng.
2.Giai đoạn 2:
Thực hiện báo cáo Sở Công thương và các sở ban ngành liên quan, về việc bổ sung quy hoạch điện lực quốc gia cho Dự án Trang trại phong điện Tây Nguyên – Giai đoạn 2, công suất 110 MW;
Đơn vị tư vấn: Viện năng lượng Việt Nam – Bộ Công thương.
3. Giai đoạn 3: đang thu thập số liệu gió.

Tác giả: Võ Đình Đoan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây