Sở Công Thương Đắk Lắk

https://socongthuong.daklak.gov.vn

Sở Công thương Đắk Lắk: đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời

Ngày 05/11/2018, đồng chí Phạm Thái, Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk đã đi kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy điện mặt trời SRÊPÔK 1 tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Dự án Nhà máy điện mặt trời SRÊPÔK 1 tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn có công suất 50 MWp, với hệ thống các tấm pin mặt trời là 151.515 tấm, sản lượng điện dự kiến 72,96 triệu kWh/năm, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Hải triển khai đầu tư.  
kiem tra du an dien
Đồng chí Phạm Thái (áo trắng), Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy điện mặt trời SRÊPÔK 1 tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh ĐắkLlắk


Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Nhà máy điện mặt trời SRÊPÔK 1, tính đến ngày 5/11/2018, ác gói thầu chính của dự án đã hoàn thành khối lượng thực hiện đạt khoảng 70% hợp đồng, hiện nay đơn vị đang tập trung xây dựng hoàn thành các hạng mục: trạm Inverter; hệ thống đường bộ, nhà văn phòng, nhà điều hành, đường điện đấu nối ……..đặc biệt, đơn vị đang tập trung nguồn nhân lực tiến hành lắp đặt các tấm pin mặt trời, dự kiến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành việc lắp đặt, tháng 1/2019 chạy thử, cố gắng hoàn thành dự án và đi vào hoạt động trong qúy II/2019. Tại hiện trường dự án thường xuyên có từ 150 – 200 lao động, chủ yếu là người dân địa phương làm việc.  

 
du an dien
Hệ thống các tấm pin mặt trời đang được lắp đặt tại dự án Nhà máy điện mặt trời SRÊPÔK 1 tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn tỉnh ĐắkLlắk​​​​​​

Sau khi đi kiểm tra thực tế dự án, đồng chí Phạm Thái, Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk đánh giá cao sự nỗ lực của Nhà đầu tư trong việc đôn đốc, triển khai xây dựng các hạng mục của dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết với UBND tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk đã đề nghị Ban quản lý dự án Nhà máy điện mặt trời SRÊPÔK 1 tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường nhân lực, phương tiện thi công để đẩy nhanh tiến độ chung của dự án, bảo đảm hoàn thành và đi vào hoạt động trong qúy II/2019 như đã cam kết. Quá trình thi công cần lưu ý bảo đảm an toàn, chất lượng đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt. Trong quá trình chuẩn bị đi vào vận hành, đề nghị  nhà đầu tư cần quan tâm đến việc đảm bảo tính hiệu quả xã hội của dự án như: Năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường, giảm thiểu tiêu cực tới môi trường trong lĩnh vực sản xuất điện, làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giải quyết lao động tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tác giả: Trương Ngọc Minh - TTKC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây